%alternativas


   Se ha programado el proyecto a partir de una fecha de fin, 20 de Marzo
de 2012, la cual provocará una serie de repercusiones que modifican nuestra
planificación actual:
\begin{itemize}
      \item Fecha de comienzo del proyecto: 2 de Mayo de 2011.
      \item No permite resolver las sobreasignaciones.
      \item El coste no es afectado.
      \item La duración del proyecto completo, sin redistribuir, se ve aumentada
      levemente.
\end{itemize}

\begin{figure} [!h]
   \begin {center}
     \includegraphics[scale=0.65]{./img/estadisticas.jpg}
     \caption{Estadísticas del proyecto.}
   \end {center}
 \end{figure}



